---
format: markdown
categories: Projekte Richtfunk Treffen
title: Richtfunk Nordstadt
...

(Allgemeine technische Infos zum Thema Richtfunk sind im bzw. gehören in den Ordner [/Technik/Richtfunk/]().)

# Ansprechpartner

Ansprechpartner für das Projekt ist die AG Richtfunk Nordstadt. Die Kommunikation der AG läuft über die Mailingliste freifunk-do-infra.

# Treffen der AG

Das nächste (sechzehnte) Treffen findet am Montag, dem 6. November 2017 um 18 Uhr im WiLa statt. (Wenn sonst nix vereinbart wird, ist default für Treffen der [WiLa](http://www.wissenschaftsladen-dortmund.de/wegbeschreibung/). Geplanter Rhythmus: erster Montag im Monat.)

## MitmacherInnen (ggf. mit Kenntnissen / Fähigkeiten)

* LuMo
* Johannes (layer 2 und 3)
* Torben
* Stephan
* Oliver
* (trag' Dich hier ein:)

# Realisierte Installationen

Stand Mai 2017: vier Richtfunkstandorte. Siehe Ordner [Standorte](/Technik/Richtfunk/Standorte/).

## Eingesetzte Hardware

Verwendete Hardware wird im jeweiligen [Standort](/Technik/Richtfunk/Standorte/)-Dokument aufgelistet.

Konfigurationsanleitungen bzw. Beispiele sind im Ordner [Gerätekonfiguration](/Technik/Richtfunk/Geraetekonfiguration/).

Links zu Produktinfos siehe [RiFu-Linkliste](/Technik/Richtfunk/Linkliste).

Ein Überblick über die bisher beschaffte Hardware findet sich unten in der Liste der [Ausgaben](#ausgaben).

# Mögliche Richtfunk-Standorte

Werden hier gesammelt: [OpenStreetMap-Karte mit möglichen und realisierten Standorten](http://umap.openstreetmap.fr/de/map/richtfunk-ffdo_68442)

Achtung, im Moment kann nur Torben diese Karte bearbeiten! Wird sich noch ändern...

# TO-DO

## Allgemein

* Tragt Infos zu Equipment (Datenblätter, Handbücher, Preislisten, ...) im Ordner [/Technik/Richtfunk/]() ein.
* Richtfunkstandorte klarmachen (alle NordstädterInnen)
* Selbstorganisation:-)
* Das Projekt in Arbeitsbereiche sortieren (zB entlang der layer 0-8:)
* Begriffsklärungen (damit wir eine gemeinsame Sprache sprechen)
* Von den Richtfunk-Projekten anderer Communities lernen
* Jeder sollte aus seiner Sicht das Ziel des Projektes klären, damit man in der AG drüber reden kann

## Aktuell

* Begriffsklärungen: duale Polarisierung, MIMO, 802.11n vs. 802.11ac. Produktinfos entschlüsseln - Ergebnisse? Doku?
    * Duale Polarisierung wird für MIMO verwendet - das reicht offenbar für eine unterschiedliche Ausbreitungscharakteristik. (Laut Referent auf dem FF-Tag in Hennef. Folien zum "WiLD"-Vortrag s. [RiFu-Linkliste](/Technik/Richtfunk/Linkliste).)
* Zeitweise fatale Probleme mit dem Durchsatz am Rundstrahler:-( Störungen? Firmware? (Kanalwechsel hat neulich mal geholfen.)
* Kernrouter für B1, upgrade der Kernrouter im L.A. und in der L8. (Noch keine Doku zu /etc/config/network im Wiki.)
    * Warum war der Kernrouter im L.A. mit FF-DO-Firmware 0.10.2 (auf 'nem 1043v4) instabil? (Vgl. den stabilen FF-DO-BB-Braunschweiger31-kern = 0.10.2 auf 'nem 1043v3.)
* "Projekt Nordmarkt". Mögliche Kooperation mit den "Institutionen" (BV, Quartiersfonds, Grünbau, Diakonie, DEW (Laternen)). Wie kriegen wir da (mindestens;) ein gutes Signal hin? (Vmtl. nicht vom Dach der B1 aus:(
* Visualisierung des Richtfunknetzes:
    * Daten von Switches werden mittlerweile (2017-09) per SNMP ausgelesen (snmp_exporter).
    * Daten von Antennen müssen noch ausgelesen werden.
        * Box-PC mit Ubiquiti-Software ist mittlerweile installiert - Inbetriebnahme?
* Aktualisierung der Doku für die mittlerweile verbesserten Antennenkonfiguration.
* Doku der Layer 2 Infrastruktur, incl. operative Konfiguration des [MSTP](/Technik/Richtfunk/MSTP).
* Neues von potentiellen Standorten? (Uhlandstr., B10, Hafen)

# Zwischenablage

* [Argumente für Dachbesitzer](/Orga/Infomaterial/Argumente%20fuer%20Dachbesitzer)
* Vom Förderverein Freie Netze: [Vertragsvorlage Gebäudeanbieter](http://download.berlin.freifunk.net/pdf/vertrag/FFN_Vertragsvorlage_Gebaeudeanbieter_MABB.pdf).
* Idee vom zweiten Treffen [mittlerweile in der Braunschweiger Str. in Betrieb]: Richtfunk mit Rundstrahler! Einer hatte schon praktische, gute Erfahrungen mit Point-to-Multipoint gemacht (mehrere (kleinere) Richtfunkantennen zielen auf einen Rundstrahler). Sowas wäre praktisch, um das Richtfunknetz mit relativ wenig Aufwand im Viertel zu verbreitern. Wenn sich dann rausstellt, dass einer von diesen links mehr Bandbreite braucht, kann man unterhalb des Rundstrahlers eine Richtfunkantenne anbringen, sodass dieser link ein Punkt-zu-Punkt link mit entsprechender Bandbreite wird, bei gleichzeitiger Entlastung des PtMP Netzes um den Rundstrahler.
* Plan vom dritten Treffen: Torben baut das "Hamburger Modell" mit Plasteroutern nach, damit der jetzige FF-DO-Freifunk die erste Strecke unmittelbar nutzen kann [mittlerweile im L.A., in der Leibnizstr. und der B31 in Betrieb]. Die AG Routing überlegt sich derweil, welche Router-Hardware für den "neuen Freifunk" an den Richtfunkstandorten gebraucht werden wird. [Die AG Routing ist Geschichte, aber dennoch sind "neue" FF-Router am Richtfunknetz: im L.A. (2 * APU2), in der Leibnizstr. (APU2), in der Braunschweiger Str. 1 (2 * ALIX), in der B31 (APU2), s. [Roadmap zur IGP-Kopplung](/Technik/Routing/IGP-Kopplung-Roadmap)] (BTW, auch im L.A. sollten die bisherigen FF-DO-Router in ein gemeinsames VLAN, damit sie untereinander und mit dem Richtfunkrouter über Kabel meshen können. Dazu wäre es sehr praktisch, wenn man in der FF-DO-Firmware ein VLAN für den WAN-port konfigurieren könnte. [Mesh-on-Kabel zum Kernrouter (VLAN 2010) ist mittlerweile im Vorderhaus des [L.A.](Langer_August) realisiert.])

# Noch verfügbare Hardware

ZB aus früheren Richtfunkprojekten.

- Im WiLa
    - 2 NanoBridge M5 (wirklich?)
    - 1 Mikrotik Groove A-5Hn
    - 1 Mikrotik SXT 5HnD
- Bei Torben
    - 2 NanoBridge M5
- Bei Lumo
    - 2 NanoBridge M5
    - 2 NanoBeam 16
- Hafen
    - in Betrieb waren 2 NanoBridge M5 (Speicherstr. <-> Flüchtlingsschiffe), werden zZ für den Hafen-RiFu recycelt.

# Ausgaben

Datum      Betrag     Was                                  Verbleib
--------   --------   ----------------------------------   ----------------------
31.03.16   1.011,21   1 x Ubiquiti Rocket M5               LA-Dach
                      1 x Ubiquiti Airmax Omni             LA-Dach
                      4 x Ubiquiti NanoBeam                1 x LA-Dach, 2 x Leibnizstr, 1 x Braunschweiger 1
                      4 x Ubiquiti Surge Protector         3 x LA-Dach, 1 x Leibnizstr
                      Kabel und Verbinder
05.04.16   96,90      1 x Ubiquiti Switch PoE 5-Port       Leibnizstr
14.04.16   213,78     1 x TP-Link Switch TL-SG2008         1 x Labor
                      1 x TP-Link Switch TL-SG3210v2       LA-Dach
                      Adapter
24.06.16   30,74 €    Montagematerial (Butylband etc.)
12.09.16   260,63     1 APU                                Leibnizstr
19.09.16   187,60     4 Router 1043                        2 x Braunschweiger 31, 1 x Braunschweiger 1 (zZ unterwegs zwecks Konfiguration), 1 x Labor
26.09.16   192,57     2 NanoBeams                          1 x Braunschweiger 31, am Fenster, die 2. liegt im WiLa
27.09.16   779,02     3 APUs                               1 x Braunschweiger 31, 1 x LA, 1 x Labor
10.10.16   45,01      5 SD-Karten                          verbaut in den APUs
10.10.16   346,39     6 Switche TP-Link SG2008             2 x Braunschweiger 31, 1 x Braunschweiger 1, 3 noch im WiLa
24.10.16   59,98      2 Fensterhalterungen                 1 x Braunschweiger 31, 2. liegt im WiLa
26.10.16   305,20     4 Picostations                       1 x Braunschweiger 1, 1 x Braunschweiger 10, 2 x Braunschweiger 31
29.11.16   59,98      2 Fensterhalterungen                 1 x Braunschweiger 1, 1 x Braunschweiger 10
16.01.17   247,21     3 Picostations, Flachbandkabel       für die Braunschweiger 31 (2 im Wila, 1 in der B31 abgegeben)
16.01.17   9,11	      Stecker	
16.01.17   5,67	      Kabel
15.02.17   355,26     4 NSM2, Nano Station MIMO 2.4 GHz
17.02.17   505,11     Installationsmaterial [A]            für Braunschweiger 1 und 31
28.02.17   23,00      Rahmenhalter, Installationsm.        für Braunschweiger 1
28.02.17   38,47      Antennendurchführung                 für Braunschweiger 1
02.03.17   519,00     5 GF-Switche TP-Link 3210            je 2 für B1 + B31, 1 Reserve
02.03.17   26,80      SFP-Module                           für die Glasfaser-Switche
13.03.17   84,05      Patchkabel, Kupplungen
14.03.17   85,77      Installationsmaterial, Hornbach    
22.05.17   14,94      LWL-Dosen
22.05.17   84,74      Erdkabel, Installationsmaterial      für Braunschweiger 1  
........   ......     .................................    ......................
29.06.17   38,55      5 NBU001 NanoBracket Universal
29.06.17   156,86     2 NBE-5AC-GEN2 5 GHz NanoBeam AC
29.06.17   38,68      4 ISO-BEAM-19 NanoBeam 19 Isolator Shield
29.06.17   139,68     2 NSM2 2.4 GHz Nano MIMO, airMAX
29.06.17   57,48      6 ETH-SP Ethernet Surge Protector    wurden noch nicht geliefert
29.06.17   107,44     2 AG-HP-5G27 5 GHz airGrid, airMAX, 27 dBi
29.06.17   132,74     Versand und MwSt
Summe      661,43       


Summe Ausgaben: 6.249,57  
Noch verfügbar: 3.750,43

(Stand 24.07.17)


**A - vom 17.02.17:**

1.) K1-Electronic, spezieller Doppelrohrhalter für B31, Rechnung: 42,66€  
2.) Reichelt, 2x Energiekostenmessgerät für B1 und B31, 1x LWL-Kabel für B31, 2x Surge Protector für B1 und B31, Rechnung: 84,25€  
3.) Avenado, 2x Antennenmast für B1 und B31, 4x Banderdungsschellen für B1, B31, und Reserve, 2x Doppelzahnschelle für B1, 4x Mastendkappe für B1, B31 und Reserve, 1x Geländerhalter als Reserve, Rechnung: 99,26€  
4.) Belion, 1x Brandschutzmasse für B31, Rechnung: 18,66€  
5.) Stein Industrietechnik, 30m Erdungskabel für B1 und Reserve, Rechnung: 47,80€  
6.) CSL-Computer, 100m Netzwerkverlegekabel für B31 und B1, 5x Netzwerkdose für B31, B1 und Reserve, Rechnung: 42,35€ und 29,65€  
7.) rotcom-onlineshop, 2x IP-Schaltsteckdose für B31 und B1, Rechnung: 99,98€  
8.) elektro-softmarkt, 4x 19"Einlegeboden für B31, B1 und Reserve, Rechnung: 40,50€  